Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo và Dân vận Cao Bằng

http://tuyengiaocaobang.vn

Họp Ban chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) họp đánh giá tiến độ triển khai dự án; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ; lãnh đạo UBND các huyện: Thạch An, Quảng Hòa, Trùng Khánh; Liên danh nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023. Ngày 13/12/2023, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 3448/TTr-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14.252 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 9.800 tỷ đồng (tăng 3.220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương). Trong đó, ngân sách địa phương 4.080 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 5.720 tỷ đồng, chiếm 68,76%; vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn khác 4.451,92 tỷ đồng, chiếm 31,24%.

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành triển khai các thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15; quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho dự án 1.282,5 tỷ đồng, năm 2024 là 1.303,5 tỷ đồng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện nay, các sở, ban, ngành, UBND các huyện có tuyến cao tốc đi qua tích cực đẩy nhanh GPMB đáp ứng đúng theo kế hoạch của “Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác GPMB của Dự án”; thực hiện các nhiệm vụ liên quan cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, như: Xác định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích và bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB; kiểm kê lập phương án bồi thường...

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Thạch An bàn giao cho dự án với chiều dài 2,939 km/21,63 km, diện tích 12,86 ha. Dự kiến ngày 29/2/2024, sẽ bàn giao đoạn xóm Bản Căm, xã Lê Lai (gồm 67 hộ, diện tích 8,2 ha, chiều dài tuyến khoảng 1,8 km) để phục vụ thi công dự án. Tại huyện Quảng Hòa, hoàn thành hội nghị triển khai công tác GPMB tại 4/4 xã, thị trấn; kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu trên đất và lập dự toán sơ bộ được 156/680 hộ; đến nay, 25 hộ gia đình cụm dân cư xóm Lũng Tao có đất thu hồi cùng đại diện xóm Bản Tin - Lũng Tao ký kết bàn giao mặt bằng dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị được giao nhiệm vụ rà phá bom mìn theo quy định; phối hợp với UBND huyện: Thạch An, Quảng Hòa, Công ty Điện lực Cao Bằng tiến hành rà soát khối lượng hệ thống đường điện cần di chuyển; chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ GPMB của dự án.

Quá trình triển khai dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Chỉ tiêu sử dụng đất của dự án trên địa phận tỉnh Lạng Sơn chưa đủ; có sự sai lệch so với bản đồ chuyển mục đích sử dụng rừng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-TTg, cần báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại; một số vị trí đoạn tuyến phải điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với địa hình thực tế và giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực dự án đi qua.

Đối với kế hoạch triển khai dự án giai đoạn 2, hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2023; công tác GPMB từ quý I - quý IV/2024; hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật trong quý II/2024; xây dựng dự án từ quý I/2024 - quý III/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị: Các thành viên BCĐ, các sở, ban, ngành, UBND 2 huyện có dự án đi qua, liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án; kiện toàn lại tổ giúp việc BCĐ; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan giúp việc BCĐ làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư để hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất; khẩn trương điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 106 của Quốc hội và Nghị quyết 16 của Chính phủ;

Các huyện: Thạch An, Quảng Hòa khẩn trương rà soát theo hồ sơ thiết kế thực hiện áp giá trong GPMB để tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác GPMB của Dự án”; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; những vấn đề bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người dân cần sớm được xem xét, điều chỉnh phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; Công an tỉnh và liên danh nhà thầu cần xây dựng quy chế phối hợp để triển khai dự án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực chuẩn bị các phương án, điều kiện cần thiết để triển khai dự án giai đoạn 2.

 

Nguồn tin: baocaobang.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây