Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo và Dân vận Cao Bằng

https://tuyengiaocaobang.vn

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

(Chinhphu.vn) - Chủ trì cuộc họp chiều 20/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành giai đoạn 1 của 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2026), đồng thời khởi công tuyến cao tốc từ Bắc Kạn (cũ) đi Cao Bằng vào dịp này và hoàn thành trong 3 năm.
Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công về tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tối ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ) và ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm động viên lực lượng đang thi công và chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An; lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía đông, có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng; được khởi công từ ngày 21/4/2024.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Hiện, sản lượng triển khai dự án đạt 63% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 50/59 km.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng theo hình thức PPP. Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, có tổng mức đầu tư 14.331,618 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2024. Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/01/2026, đến nay nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.300 thiết bị và hơn 2.800 nhân sự trên 211 mũi thi công. Đến nay, sản lượng giai đoạn 1 của dự án đạt tương đương 65% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 85/93 km.

Khảo sát và kiểm tra hiện trường thi công các tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, chứng kiến tiến triển toàn diện của các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để phát triển kinh tế-xã hội thì trước hết phải phát triển hạ tầng. Việc đầu tư các đường cao tốc kết nối với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với cả nước, kết nối các cửa khẩu với Trung Quốc, hoàn thành sớm ngày nào, thương mại, đầu tư, du lịch của hai tỉnh phát triển ngày đó, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Tặng quà, trò chuyện với bà con nhân dân được huy động tham gia làm việc cho các dự án cao tốc ngay trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án, đồng thời tham gia dự án với các phần việc phù hợp; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, đồng thời thực hiện chuyển đổi sản xuất phù hợp; khai thác không gian mới do tuyến đường tạo ra để phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thăm, tặng quà chúc Tết đội ngũ kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Tập đoàn Đèo Cả, các doanh nghiệp tham gia dự án và đội ngũ công nhân, kỹ sư đã hy sinh niềm vui hạnh phúc cá nhân, làm việc xuyên lễ Tết, thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, nhà thầu và kỹ sư, công nhân tiếp tục tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "thi công "3 ca 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào dịp chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 6.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

6 điểm hơn sau 1 năm

Sau khi kiểm tra thực địa và động viên các lực lượng đang túc trực thi công dự án, chiều cùng ngày tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công về tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tại cuộc làm việc, cùng với rà soát tình hình triển khai dự án, lãnh đạo các bộ, ngành, 2 tỉnh Lạng Sơn và các chủ đầu tư, nhà thầu thảo luận việc giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng, bố trí vốn cho 2 dự án, phương án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, xét thưởng vượt tiến độ của các dự án PPP…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh phên dậu của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược ở các vùng chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhắc lại chuyến công tác tại Cao Bằng, Lạng Sơn, kiểm tra 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng vào Tết Nguyên đán 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ có 6 điểm hơn sau một năm: Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, an sinh xã hội tốt hơn; quy mô phân kỳ đầu tư 2 tuyến cao tốc lớn hơn, hiện đại hơn; tiến độ triển khai nhanh hơn, rút ngắn thời gian thi công; các doanh nghiệp địa phương tham gia nhiều hơn và trưởng thành, tiến bộ hơn; không gian phát triển của 2 tỉnh được mở rộng hơn; người dân phấn khởi hơn, niềm tin và hy vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tăng lên.

Chỉ rõ các nguyên nhân của thành công như trên, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn, tri ân người dân, cũng như các kỹ sư, người lao động đã ngày đêm đóng góp cho 2 dự án, đặc biệt là những người đã thiệt mạng trong quá trình thi công 2 dự án.

Biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu là đến 19/5 (kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này. Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tất cả các chủ thể phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ rõ, trong kỷ nguyên mới, vùng đất cách mạng Cao Bằng, Lạng Sơn phải được đầu tư xứng đáng hơn, nhất là Cao Bằng chủ yếu mới chỉ có phương thức giao thông đường bộ, trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng Chính phủ nhất trí bố trí vốn cho 2 dự án; yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối vốn từ các nguồn, đề xuất Thường trực Chính phủ quyết định, đồng thời tăng cường thanh tra, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Trước việc còn một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án. Trong đó, Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm Trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách hiện có nhưng phải công bằng trên tinh thần việc gì có lợi nhất cho dân thì làm.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 9.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đứng đầu để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 10.

Thủ tướng tặng quà các gia đình trong khu tái định cư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, đồng thời huy động các nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, vừa chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên. Đặc biệt, huy động lực lượng quân đội trên địa bàn tích cực tham gia các phần việc phù hợp, thực hiện chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

Về tuyến cao tốc từ Bắc Kạn (cũ) đi Cao Bằng, căn cứ theo chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và quy hoạch đường bộ cao tốc các tỉnh miền núi phía bắc, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư; cân đối các nguồn vốn hợp pháp. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, căn cứ các quy định hiện hành và Luật Đầu tư công hoàn thành các thủ tục nhanh nhất để trình các cấp có thẩm quyền trong tháng 2 như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với tỉnh Cao Bằng vào ngày 28/1 vừa qua và các chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ từ năm 2025 đến nay, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/5 tới.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 11.

Thủ tướng thăm các gia đình trong khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Chiều ngày 20/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng-là khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Thăm các gia đình trong khu tái định cư, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân; yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất là đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, một lòng theo Đảng.

Chỉ đạo việc đầu tư khu tái định cư đảm bảo đầy đủ các hạ tầng thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân, Thủ tướng tin tưởng, khi có tuyến cao tốc đi qua, nơi đây sẽ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Hoan nghênh các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ ứng trực, đảm bảo giao thương thông suốt trong dịp Tết, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh, đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng: Phát động 'Chiến dịch Đông Khê năm 2026' hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và người dân tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biên giới, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và mỗi nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Hà Văn

 

Nguồn tin: chinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây